---
name: checkpoint-mcp-tests-t1-t5-and-t5-livestate-defect
description: memory note checkpoint-mcp-tests-t1-t5-and-t5-livestate-defect
metadata:
  type: project
---
---
name: checkpoint-mcp-tests-t1-t5-and-t5-livestate-defect
description: Run a6ced819 — relance complète T1→T6 du test fonctionnel MCP sur AppImage 08:41 (fix T5). T5 (live-state purgée sur no-reply) VALIDÉ EN LIVE. Blocage à T7 = défaut plafond 600s connu, non corrigé.
metadata:
  type: project
---
# Checkpoint tests fonctionnels MCP — run a6ced819 (2026-06-24, relance depuis T1)

Binaire validé : **AppImage 2026-06-24 08:41:30** (fix live-state no-reply), process en cours = cette AppImage, git HEAD `1efe2f1`. Plan via skill **mcp-rendezvous-functional-test** (Main = demandeur). Voir [[mcp-functional-test-plan-2026-06-24]], [[rendezvous-600s-cap-too-short-heavy-tasks]], [[backstop-fires-on-intra-task-turn-rootcause]].

## Résultats de la relance T1→T6 (tous ✅)
- **T1** visibilité outils ✅ — 3 requesters chauds (Main, QA, DevFrontend) chacun pont ESTAB + 2 mcp-server ; froids (Architect, DevBackend, Git) 0 process.
- **T2** cible chaude (QA) ✅ — `pong` inline borné, workstate `done`, pas de busy fantôme.
- **T3** réveil à froid (Git) ✅ — nouveau pont (26012/26016), 1er tour `[IdeA·tâche…]` `parentUuid:null` intact, `delivered`, `pong-cold`.
- **T4** background node_id None (Git hors layouts.json) ✅ — `bg-step-ok`, multi-`delivered`, pont stable sans dup.
- **T5** no-reply backstop ✅ **VALIDÉ EN LIVE (le fix marche)** — Main libéré borné avec `TargetReturnedNoReply` (« returned to its prompt without calling idea_reply », retryable) ET **QA `status:"done"` purgée** (plus de busy fantôme `working`). Défaut historique #1 fermé.
- **T6** multi-étapes (QA lit fichier + `find` puis reply) ✅ — pas de libération prématurée, reply réel `header=… ; rs_count=55` (concorde avec `find` indépendant). Piège turn-watcher non déclenché.

## Blocage actuel : T7 (NON lancé — défaut connu non corrigé)
T7 = tâche lourde > plafond 600s. C'est le finding [[rendezvous-600s-cap-too-short-heavy-tasks]] : dépassement du plafond `IDEA_ASK_RENDEZVOUS_TIMEOUT_MS` (défaut 600000) → faux `-32001` + canal de report mort (idea_reply final non livrable), alors que la cible travaille et finit sur la branche. Les pistes (extension sur signe de vie / message « cible active, plafond atteint » distinct du retryable / plafond configurable / pas de cascade) sont **à cadrer Architect, pas encore implémentées**. Lancer T7 en live = figer Main ~10 min pour re-confirmer un défaut déjà documenté.

## Prochaine étape (décision utilisateur en attente)
Trois options sur T7 : (a) le lancer quand même pour re-confirmer (wedge ~10 min) ; (b) ouvrir le cycle de fix du plafond maintenant (Architect→Git→DevBackend→QA, rebuild, reprise T1) ; (c) sauter T7 et continuer T8 (parallèles), T9 (transitif A→B→C), T10 (interruption + reconcile reboot) qui ne dépendent pas du plafond. Architect/DevBackend restent froids pour T9.