---
issueRef: "#1"
version: 11
updatedBy: {"kind":"user"}
updatedAt: 1783175265022
---
- Cadrage: background-tasks-first-class-design. Arbitrage 5 écarts: b8-arbitration-outcomes.
- FAIT B8 runner PTY + boucle sink fermée + refactor point-2. QA vert. Commit backend 8cac147.
- FAIT UI cancel/retry câblés (cancel_background_task/retry_background_task). Commit frontend c179f93.
- FAIT déclencheur in-app: surface MCP idea_run_in_background (BE-1+BE-2), commit f08dae6. Ferme l'écart de périmètre « aucun producteur ».
- Dette tracée: #2 (PtyPort::wait + tee live), #3 (persistance sûre invocation/retry-after-reboot + énumération store), #5 (contrat DTO work-state).

## MAJ 2026-07-04 — part autonome de #1 clôturée (Main)
- AppImage rebuild frais confirmé (build 2026-07-03 23:56 > dernier source 23:53), inclut T1+T3, NO_STRIP=true.
- VALIDATION AUTOMATISÉE VERTE : cargo build --workspace OK ; cargo test -p application / -p app-tauri / -p infrastructure = 0 failed ; frontend npm run build OK + vitest 459/460. L'unique rouge = flake de timing src/features/permissions/permissions.test.tsx (passe en isolation 2/2, non touché par #1, pas une régression).
- COMMITS Git sur feature/background-tasks-first-class : eb9cc16 (code T1+T3, 21 fichiers) + ebd992e (19 notes mémoire + MEMORY.md). AUCUN merge vers develop. Runtime .ideai/{background-tasks,proposals,tickets}/ volontairement non commités.

## ⚠️ MAJ 2026-07-04 — IMPACT TOPOLOGIE (constat Git, cadrage #4)
- `feature/background-tasks-first-class` (#1) est DÉRIVÉE du `develop` ANORMAL/rembobiné (merge-base #1↔main = 1fc7869, pré-canonique ; a9653bc tip develop est ancêtre de #1). Donc #1 = baseline PRÉ-CANONIQUE (spawn_turn=0, run_turn batch, pas d'AgentTurnEvent).
- La vraie ligne d'intégration est `main` (canonique, release ~01/07), PAS le develop rembobiné (18 commits en retard sur main). ⇒ la cible de merge « → develop » prévue au point 3 ci-dessous est INVALIDÉE.
- #1 modifie massivement les fichiers divergés côté canonique : orchestrator/service.rs +425, domain/events.rs +184, lifecycle.rs +83, session/codex.rs. ⇒ portage sur canonique = CONFLITS NON TRIVIAUX attendus, pas un simple changement de cible.
- PLAN Git (Phase C, à faire quand on reprendra #1) : branche fraîche `feature/background-tasks-first-class-canonical` depuis main + cherry-pick séquentiel des 17 commits (ancienne branche gardée comme filet), conflits sémantiques service/events escaladés à DevBackend/Architect, puis QA avant tout merge.
- Décision de reconstruction de `develop` sur `main` : DESTRUCTIVE (rewrite branche partagée) → en attente validation utilisateur.

## RESTE — DÉPENDANT UTILISATEUR (Main ne peut pas seul)
1. Re-QA LIVE T3 : relancer l'AppImage fraîche puis vérifier onglet Work → Cancel/Retry (T3-a..f du cadrage workstate-background-tasks-projection-fix). QA non pilotable depuis sandbox → besoin app lancée.
2. T2 — reconcile après reboot (fin AVANT wake), protocole MANUEL, coordination reboot utilisateur.
3. [CIBLE À REVOIR] merge de #1 : ne plus viser le develop rembobiné. Porter #1 sur canonique (Phase C ci-dessus) PUIS merger vers develop-reconstruit/main. Dépend de la décision de reconstruction de develop.
Main travaille sur #4 (annonces inter-agent) en attendant la dispo utilisateur pour 1-2-3.