---
id: "ec19c041-7a44-456d-994d-f0dcb7c52f39"
number: 1
title: "Tâches de fond — finaliser B8 (runner PTY) et clôturer le chantier"
status: "closed"
priority: "medium"
links: []
agentRefs: [{"agentId":"a6ced819-b893-4213-b003-9e9dc79b9641","role":"assigned"}]
createdBy: {"kind":"user"}
updatedBy: {"kind":"user"}
createdAt: 1783026129089
updatedAt: 1783175265022
version: 11
---
Description :

Le chantier « tâches de fond de 1re classe » est livré et QA-vert jusqu'à B7 inclus (mailbox bornée, rendez-vous inter-agent comme tâche durable, reconcile au boot, réveil du propriétaire, UI F1–F4). Commité sur feature/background-tasks-first-class (e05edc6 backend, 5d88c95 frontend), non mergé. Reste à fermer les points suivants avant de considérer le chantier terminé.

Reste à faire :

- [ ] B8 — runner de commandes couplé PTY : créer un BackgroundTask{kind: Command} au spawn d'une commande longue (côté pty.rs / LocalProcessSpawner) et pousser exit/stdout/stderr dans le completion sink. C'est ce qui active le flux run_in_background complet : une commande qui finit après la fin du tour de l'agent réveille automatiquement son propriétaire avec le résultat. Aujourd'hui le sink est prêt mais aucun runner concret ne s'y abonne.
- [ ] UI cancel / retry des tâches de fond : les boutons existent mais sont désactivés faute de commande Tauri. Exposer cancel/retry (dépend de B8) et brancher l'UI.
- [ ] Validation live end-to-end de la feature dans l'app réelle : lancer un build/commande longue en run_in_background, laisser le tour se terminer, vérifier que le propriétaire est bien re-réveillé avec le résultat (et idem après redémarrage d'IdeA entre la fin et le wake — le reconcile doit retrouver la complétion).
- [ ] Merge feature/background-tasks-first-class → develop (sur validation) : résorbe aussi les 4 tests de protocole MCP périmés qui sont encore rouges sur develop (le fix d'alignement vit sur cette branche).